# 4-3 [done] Tree-First Graph Kernel Phase 4 专项任务拆分 v1

> 更新时间：2026-04-16
>
> 关联文档：
> - `/mnt/Data1T/mnote/design/01-tree-first-graph-kernel/reference/1-tree-first-graph-kernel-v1.md`
> - `/mnt/Data1T/mnote/design/01-tree-first-graph-kernel/reference/1-1-tree-first-graph-kernel-checklist-v2.md`
> - `/mnt/Data1T/mnote/design/04-tree-domain/process/4-sidebar-pagetree-filetree-rust-web-rebuild-v1.md`

## 1. 文档目的

这份文档只处理一件事：

> **把 `Kernel Phase 4：Sidebar / 页面树 / 文件树切到 kernel projection` 单独拆开，按当前真实代码重写成可执行任务。**

这个阶段的目标不是：

- 直接重写整个 Sidebar
- 直接把树 UI 改成 `Leptos`
- 直接启动树域 Rust Web shell 替换

这个阶段只负责：

> **把树域的 truth、projection、consumer 协议先统一。**

也就是先把树“变对”，再谈“换壳”。

---

## 2. Phase 4 的准确定位

在 `tree-first graph kernel` 里：

- 树是主骨架
- 页面树 / 文件树都只是 projection
- Sidebar 是树域承载壳，不是事实源

所以 `Phase 4` 的本质不是普通前端整理，而是：

> **让树域 consumer 不再自己拼树，而是统一消费稳定的 kernel projection。**

如果这一步不先完成，后面的 Rust Web tree shell 重构就会在协议未冻结前重复返工。

---

## 3. 当前真实完成情况

基于当前 git，`Phase 4` 已经有一些关键前置。

### 3.1 已有 projection 起点

- `sidebar.dataset.list` 已能产出：
  - `kernel_sidebar_projection`
  - `kernelSidebarTree`
- 对应文件：
  - [sidebar-data.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/sidebar-data.ts)
  - [kernel-sidebar.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/kernel-sidebar.ts)

### 3.2 Sidebar 主树已切到统一 tree consumer

- 主 Sidebar 已以 `sidebarData.kernelSidebarTree` 作为主树来源
- `PrivateTree` 已改为直接消费 `page_tree` projection 可见行
- 对应文件：
  - [sidebar.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/sidebar/sidebar.tsx)
  - [private-tree.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/sidebar/private-tree.tsx)

### 3.3 文件树已收口为统一 projection consumer

- 文件树当前不再直接走嵌套 `SidebarTreeNode[]` 递归拼树
- 它已经建立在：
  - `page_tree projection rows`
  - `assetsByDoc`
  - `buildVisibleRows(...)`
  之上
- 对应文件：
  - [rows.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/file-tree/rows.ts)
  - [types.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/file-tree/types.ts)
  - [file-tree.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/sidebar/file-tree.tsx)

### 3.4 picker 已退出旧拼树主路径

- `move-embed picker` 空查询态已不再读取 `documents[] -> buildDocumentTree(...)`
- 它现在直接消费 `kernelSidebarTree -> page_tree projection -> picker rows`
- 对应文件：
  - [move-embed-picker-dialog.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/documents/move-embed-picker-dialog.tsx)
  - [tree-projection.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/tree-projection.ts)

---

## 4. 本轮完成后的保留边界

### 4.1 旧拼树 helper 已退出主路径，但仍保留兼容边界

- [`buildDocumentTree(...)`](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/documents.ts) 仍保留在兼容 helper 与旧单测里
- 但运行时主路径已不再由它构造 Sidebar / 页面树 / 文件树 / picker

### 4.2 文件树仍不是 Rust 直接输出的完整 file_tree projection

- 当前文件树已经消费统一 `page_tree projection`
- 但 `asset-folder` / `asset` / `index` 仍由前端 adapter 基于现有数据集补齐

### 4.3 Sidebar 壳仍然过重

当前 Sidebar 仍是超大客户端组件。

这不是 `Phase 4` 的阻塞项，但它解释了为什么下一个任务必须单列为独立 Rust Web tree shell 重构。

---

## 5. Phase 4 的重新定义

建议把 `Phase 4` 重新定义成下面这个最小目标：

> **统一树域 projection protocol，让 Sidebar 主树、页面树、文件树、move/embed picker 都只消费同一套 kernel projection family，并让旧拼树 helper 退出主路径。**

这版定义刻意不包含：

- 树域独立 Rust Web shell
- `Leptos`/`Dioxus` UI 重写
- Sidebar 整体壳替换

这些是 `Phase 4` 完成后的下一层任务。

---

## 6. Phase 4 拆分原则

### 原则 1

先冻结协议，再收 consumer。

### 原则 2

先收掉旧 helper 的主路径依赖，再谈树域 UI 重构。

### 原则 3

文件树不是第二套树，而是更宽对象范围的 projection。

### 原则 4

每一条树域 consumer 都必须能明确回答：

- 它消费的 projection 是什么
- 它本地状态只剩什么
- 它是否还在自己定义结构真相

---

## 7. Phase 4 任务拆分

建议把 `Phase 4` 拆成 6 个子任务。

---

## 8. P4-1：冻结树域 projection protocol

**状态：`DONE`**

**目标**

先把 Sidebar / 页面树 / 文件树要共同使用的 tree protocol 冻结下来。

**要做的事**

- 明确最小 tree item / tree row 字段
- 明确 `sidebar_tree`、`page_tree`、`file_tree` 的共用字段与差异字段
- 明确：
  - `node_id`
  - `parent_node_id`
  - `node_type`
  - `projection_kind`
  - `depth`
  - `position`
  - `capabilities`
  - `resource_meta`
- 明确哪些字段属于 projection
- 明确哪些字段只能留在 UI 本地状态

**交付物**

- [x] 树域 projection protocol 文档与类型：
  - [tree-projection.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/tree-projection.ts)
- [x] 当前前端类型定义对齐方案

**完成判定**

- [x] 后续所有树域 consumer 都有统一协议可依赖

---

## 9. P4-2：统一 Sidebar 主树与页面树 consumer

**状态：`DONE`**

**目标**

让主 Sidebar、页面树相关视图都明确只消费 `kernelSidebarTree` / projection protocol。

**要做的事**

- 盘点 Sidebar 主树的所有树读取入口
- 清理仍然从 `documents[]` 直接拼主树的路径
- 把排序、层级、childCount、expand hint 统一收口到 projection
- 让主树 consumer 只保留：
  - expanded
  - selected
  - hover
  - DnD 中间态

**交付物**

- [x] Sidebar 主树消费边界收口
- [x] `PrivateTree` / 顶部树列表统一改读 `page_tree projection`

**完成判定**

- [x] 主 Sidebar 不再自己定义页面树结构

---

## 10. P4-3：把文件树收口为统一 projection consumer

**状态：`DONE`**

**目标**

让文件树从“前端继续拼装的树行系统”收口为统一 tree protocol 的 consumer。

**要做的事**

- 明确文件树和页面树的关系：
  - 文件树 = 页面树骨架 + 更宽对象投影
- 把 `asset-folder` / `asset` / `index` 的协议层次化
- 收紧 `buildVisibleRows(...)` 的职责
  - 它只负责 projection -> visible rows
  - 不再负责定义结构真相
- 明确哪些对象后续应由 Rust projection 直接输出：
  - `mindmap`
  - `table`
  - `asset`
  - `book`
  - `pdf`

**交付物**

- [x] 文件树 row model 收口方案
- [x] 文件树 projection consumer 边界

**完成判定**

- [x] 文件树不再被视为独立第二套树系统

---

## 11. P4-4：统一 move / embed picker 等兼容树域

**状态：`DONE`**

**目标**

把兼容树域 consumer 也切到 projection，结束双轨树模型。

**要做的事**

- 改成直接消费 projection tree / flat rows
- 搜索态和空查询态统一到同一目标对象口径
- 明确 picker 只消费 page tree，不再自带另一套树构造逻辑

**交付物**

- [x] picker 树域消费统一

**完成判定**

- [x] `buildDocumentTree(...)` 退出 picker 主路径

---

## 12. P4-5：收敛旧 helper 与兼容逻辑

**状态：`DONE`**

**目标**

让旧树 helper 不再占据主路径，只保留必要过渡边界。

**要做的事**

- 盘点 `buildDocumentTree(...)` 所有 consumer
- 区分：
  - 主路径必须替换
  - 过渡路径可暂留
- 收敛 `lib/documents.ts` 在树域中的责任
- 给保留的兼容 helper 标明过渡边界

**交付物**

- [x] 树域旧 helper 清单
- [x] 主路径替换完成

**完成判定**

- [x] 树域主路径不再依赖旧对象数组拼树

---

## 13. P4-6：Phase 4 验收矩阵与下一阶段交接

**状态：`DONE`**

**目标**

避免 `Phase 4` 再被提前写成“树域已重构完成”。

**要做的事**

- 建立 Phase 4 验收矩阵：
  - Sidebar 主树 consumer
  - 页面树 consumer
  - 文件树 consumer
  - picker consumer
  - 旧 helper 退出主路径
  - tree protocol 冻结
- 回写 checklist
- 明确 Phase 4 完成后才能进入：
  - [sidebar-pagetree-filetree-rust-web-rebuild-v1.md](/mnt/Data1T/mnote/design/04-tree-domain/process/4-sidebar-pagetree-filetree-rust-web-rebuild-v1.md)

**交付物**

- [x] Phase 4 验收矩阵
- [x] 下一阶段交接说明

**完成判定**

- [x] 能明确回答“为什么现在可以做树域 Rust Web shell 重构”

### 验收矩阵

| 验收项 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Sidebar 主树 consumer | `DONE` | 主 Sidebar 与 `PrivateTree` 已统一消费 `kernelSidebarTree -> page_tree projection` |
| 页面树 consumer | `DONE` | 顶部树列表、页面树扁平化视图不再各自 flatten 嵌套树 |
| 文件树 consumer | `DONE` | 文件树只消费 `page_tree projection + asset 映射`，`buildVisibleRows(...)` 只做 visible rows |
| picker consumer | `DONE` | `move-embed picker` 空查询态已改读 projection family |
| 旧 helper 退出主路径 | `DONE` | 运行时树域主路径不再调用 `buildDocumentTree(...)` |
| tree protocol 冻结 | `DONE` | `rowId/nodeId/parentNodeId/projectionKind/depth/position/capabilities/resourceMeta` 已固定 |

### 下一阶段交接

- 本阶段完成后，下一步唯一合理的大任务是：
  - [sidebar-pagetree-filetree-rust-web-rebuild-v1.md](/mnt/Data1T/mnote/design/04-tree-domain/process/4-sidebar-pagetree-filetree-rust-web-rebuild-v1.md)
- 原因不是“树域 UI 已重写完成”，而是：
  - 协议已经冻结
  - consumer 已经统一
  - 旧拼树 helper 已退出主路径
  - 现在可以稳定做一次“换壳”，而不是边改协议边重写 UI

---

## 14. 建议执行顺序

建议顺序如下：

1. `P4-1` 冻结协议
2. `P4-2` 收主 Sidebar / 页面树 consumer
3. `P4-3` 收文件树 consumer
4. `P4-4` 收 picker / 兼容树域
5. `P4-5` 收旧 helper
6. `P4-6` 做验收矩阵和下一阶段交接

原因：

- 如果不先冻结协议，后面的 consumer 收口会一边做一边改字段
- 如果不先收主树和文件树，picker 再怎么改也只是边角修补
- 如果不收掉旧 helper，后面的 Rust Web tree shell 会继续背着双轨数据模型前进

---

## 15. 暂不纳入 Phase 4 的内容

下面这些先不要塞进 `Phase 4`：

- 用 `Leptos` / `Dioxus` 重写树域 UI
- 独立 Rust Web tree shell
- Sidebar 全量业务壳替换
- 搜索主面板迁移
- AI 主面板迁移
- Mindmap 主画布迁移

这些都属于 `Phase 4` 之后的阶段。

---

## 16. Phase 4 完成的最终标准

只有同时满足下面几条，才建议把 `Phase 4` 标成完成：

- Sidebar 主树、页面树、文件树、picker 都直接消费 kernel projection family
- `buildDocumentTree(...)` 不再处于树域主路径
- 文件树被正式定义为更宽对象投影，而不是第二套树
- tree protocol 已冻结
- React/Next 树域只保留渲染与局部交互状态，不再定义树结构真相

当前已经满足上述标准，因此 `Phase 4` 可以标记为完成；但这不意味着树域 Rust Web shell 已经完成。

---

## 17. 最终结论

`Phase 4` 当前最准确的职责是：

> **先把树域 consumer、协议、旧 helper 边界全部统一，确保树域真正只剩一个 truth 和一套 projection family。**

现在这一步已经完成，所以下一步的：

- Sidebar / 页面树 / 文件树 Rust Web tree shell 重构

才会变成一次稳定的“换壳”，而不是一次边重写协议边重写 UI 的高风险返工。
