# 3-1 [process] Rust Web 长期架构实施清单 v2

> 更新时间：2026-04-29
>
> 基于以下实际状态重写：
> - 当前未提交代码
> - `/mnt/Data1T/mnote/harness-tasks.json` 中 `task-059` ~ `task-069`
> - `/mnt/Data1T/mnote/design/03-rust-web/process/3-rust-web-long-term-architecture-v1.md`
> - `/mnt/Data1T/mnote/design/old/03-rust-web/process/rust-web-long-term-checklist-v1.md`
> - `/mnt/Data1T/mnote/design/01-tree-first-graph-kernel/process/1-tree-first-graph-kernel-v1.md`

## 1. 这版为什么要重写

这次重写的原因很明确：

- `task-059` ~ `task-069` 目前在 `harness-tasks.json` 里已经被标为 `completed`
- 但从当前未提交代码实际看，很多项只证明了：
  - 文档已补
  - 骨架已建
  - 局部组件已拆
  - `eslint` / `cargo check` 可过
- **并不能证明对应长期阶段已经真正完成**

因此这版 checklist 的目标不是重复愿景，而是：

> **把长期路线重新落回“真实代码状态”，明确哪些已经落地、哪些只是最小接缝、哪些仍未开始。**

> 说明（2026-04-22）：
> 这份清单仍保留为 Rust Web 分阶段全景参考，但当前最近一步不再是泛化推进全部 `Phase`，
> 而是优先推进 `Page Aggregate`、`tree command cutover`、`tree realtime event stream`。
> 当前执行优先级请先看 `/mnt/Data1T/mnote/design/01-05-current-priority-overview.md`。
>
> 复核补充（2026-04-29）：`3000` 默认 owner 已是 `mnote-web`，根页 / 文档页 / `tree events` / `leptos-tiptap` island 已进入 Rust Web 主链；本清单继续保留在 `process/`，因为主 API 全量迁移、旧 Next/React 链清理、Search/AI/Mindmap 轻壳化仍未完成。

---

## 2. 当前总判断

从当前代码看，长期路线的真实状态是：

### 2.1 已有明确进展

- [x] `Phase 0` 的文档化边界梳理已经完成
- [x] `Phase 1` 已落了一个最小 `axum` Web 骨架：`rust/crates/mnote-web/`
- [x] `Phase 1` 已不再只是空骨架，现已包含 kernel / bridge / compat sidebar 的真实查询接缝
- [x] `Phase 1` 已成为 `3000` 主 Web 入口 owner，根页、文档页、tree stream 与主要 shell marker 均由 `mnote-web` 输出
- [x] `Phase 2` 文档阅读态分离已经有实质代码
- [x] `Phase 3` 主 Sidebar 已出现 `kernelSidebarTree` 消费接缝
- [x] `Phase 4` 搜索已做 host/runtime 拆分，并开始返回 `nodeId` / `subtreeRootId` / `evidence`
- [x] `Phase 5` AI 面板已做 host/runtime 拆分，并开始向 AI bridge 传递 `node` / `subtree` / `outline` / `evidence`；2026-05-13 起长期方向改为 Hermes 页面内客户端 + mnote Hermes skill/plugin，旧 CLI host 只保留为历史/兼容证据
- [x] `Phase 6` Mindmap 独立页已去掉 `editorStub` 主入口
- [x] `Phase 7` 阅读态已直接消费 `pageSubtree`，`BlockNote` 也已不是文档页默认唯一入口

### 2.2 但大部分阶段都只是“部分落地”

- [x] `Phase 1` 已不再只是 skeleton：`3000` 默认 owner 已是 Rust Web，根页 / 文档页 SSR 产品壳已进入主路径
- [ ] `Phase 1` 的主 API 全量迁移与 legacy compat 清理仍未完成
- [ ] `Phase 3` legacy Sidebar 仍是超大客户端组件；当前 Rust Web 3000 已有页面树 / 文件树 SSR tab host，但 live stream 消费侧还未完全闭环
- [ ] `Phase 4` 搜索仍是前端 runtime 主导，不是 server-first 搜索页
- [ ] `Phase 5` AI runtime 仍然很重，只是懒挂载了
- [ ] `Phase 6` Mindmap 仍然是重前端交互壳，不是独立对象页壳
- [ ] `Phase 7` 文档页外围面板仍集中在 `DocumentContent`
- [x] `Phase 8` 主入口已切到 `mnote-web`，Next App Router 降为 legacy compat / island bundle source；彻底删除旧链仍留给后续清理

### 2.3 结论

> **当前真实状态不是“Phase 0 ~ 8 已全部完成”，而是“Phase 0 的 Rust Web 主入口和页面壳目标已完成，但主 API 迁移仍处于部分落地；Phase 2/4/5/6/7 仍处于不同程度的部分落地，Phase 3 的 3000 SSR 树壳已补实但 legacy Sidebar 与 live stream 消费侧仍需继续收口；Phase 8 已完成主入口 owner cutover，但旧 Next/React 链仍作为 legacy compat / island source 保留”。**

---

## 3. 重新定义状态口径

为了避免再次把“有骨架”写成“已完成”，v2 统一使用下面三种状态：

### `DONE`

定义：

- 代码主路径已经切换
- 不是只有文档或骨架
- 用户可感知行为已经变了
- 后续只剩清理和补强

### `PARTIAL`

定义：

- 已有真实代码改动
- 但仍是局部接缝、最小骨架、阶段性拆分
- 主路径尚未彻底切换

### `NOT_STARTED`

定义：

- 还停留在设计或口径层
- 或只有零散基础，不足以算阶段开始

---

## 4. 基于真实代码的阶段总览

| 阶段 | v1 口径 | 当前真实状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 边界冻结 | `DONE` | 文档、候选模块、边界口径已经成形，但性能基线更多还是文档定义，不是完整观测系统 |
| Phase 1 | Rust Web 基础层 | `PARTIAL` 接近 `DONE` | `mnote-web` 已成为 `3000` 主 Web 入口 owner，根页 / 文档页 SSR 产品壳、tree stream 与关键 API 接缝已落地；主 API 全量迁移、compat 清理与 legacy island source 清理仍未完成 |
| Phase 2 | 文档阅读页 server-first 化 | `PARTIAL` 接近 `DONE` | 阅读态/编辑态已明显分离，但仍有旧链回退和大量客户端状态集中在 `DocumentContent` |
| Phase 3 | Sidebar / 树结构 Rust 化 | `PARTIAL` | 主 Sidebar 已以 `kernelSidebarTree` 作为主树来源；Rust 3000 主文档壳已完成 Page Tree / File Tree create/delete 与页面内 mindmap asset create 的 no-refresh 验收，但整体仍是超大客户端组件 |
| Phase 4 | 搜索 Rust 化与 island 化 | `PARTIAL` | host/runtime 懒加载拆分已做，结果形状也开始带 `nodeId` / `subtreeRootId` / `evidence`，但仍未完成 server-first 搜索页 |
| Phase 5 | AI 面板 Hermes client island 化 | `PARTIAL` | host/runtime 拆分已做，且已开始把 `node` / `subtree` / `outline` / `evidence` 送入 AI bridge；后续应把 Web 面板退成 Hermes 页面内客户端，把 mnote 能力注册为 Hermes skill/plugin，但 runtime 仍重，协议也未统一到 Hermes session/run/tool contract |
| Phase 6 | Mindmap 独立对象化 | `PARTIAL` | 独立页脱离 editor stub 主入口，并补出 `standalone` / `documentBridge` 边界，但仍是客户端重壳 |
| Phase 7 | BlockNote 孤岛化 | `PARTIAL` | 阅读态已直接消费 `pageSubtree`，编辑器按需挂载，但外围 drawer/panel 仍集中在同一内容组件 |
| Phase 8 | 旧前端壳下线 | `PARTIAL` 接近 `DONE` | 3000 gateway / 文档 shell / tree realtime / Search / AI bridge / Mindmap object shell 已由 `mnote-web` 持有；Next App Router 降为 legacy compat / island bundle source，旧链彻底删除仍待后续 |

---

## 5. Phase 0：基线与边界冻结

**当前状态：`DONE`**

### 5.1 已有事实

- [x] 已有长期架构文档
- [x] 已有长期 checklist 文档
- [x] 已有 `tree-first graph kernel` 文档
- [x] 已对文档页、Sidebar、Search、AI、Mindmap、OnlyOffice、`BlockNote` 做了模块级边界识别

### 5.2 当前仍不足的地方

- [ ] 真正可自动回归的性能基线系统仍未建立
- [ ] 统一 performance trace 采样点仍未进入运行时
- [ ] “冻结旧壳继续膨胀”目前更多靠文档与人工约束，不是代码级 guardrail

### 5.3 v2 完成判定

- [x] 设计层边界冻结已完成
- [ ] 运行时观测层冻结仍未完成

---

## 6. Phase 1：Rust Web 基础层落地

**当前状态：`PARTIAL` 接近 `DONE`；主入口和页面壳已完成，主 API 迁移与 compat 清理仍未完成**

### 6.1 已落地事实

- [x] Rust workspace 已并入 `mnote-web`
  - [Cargo.toml](/mnt/Data1T/mnote/rust/Cargo.toml)
- [x] 已存在 `axum` Web 骨架
  - [Cargo.toml](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/Cargo.toml)
- [x] 已有统一 app/router 骨架
  - [app.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/app.rs)
  - [mod.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/mod.rs)
- [x] 已有 request context / middleware
  - [context.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/context.rs)
  - [request_context.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/middleware/request_context.rs)
- [x] 已有最小 Hermes bridge route；当前仅按兼容 AI bridge 记录，不作为长期 agent 执行面
  - [hermes.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/hermes.rs)
- [x] 已有 SSE / WS / compat route 骨架
- [x] 已有真实 bridge / compat 接缝
  - [bridge.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/bridge.rs)
  - [compat.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/compat.rs)
- [x] kernel sidebar route 已通过 `sidebar.dataset.list` runtime plan + 通用 query transport 读取数据集
  - [kernel.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/kernel.rs)
- [x] `3000` 默认 owner 已是 `mnote-web`，`GET /` 返回 Rust Web workspace shell
  - [gateway.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/gateway.rs)
  - [home.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/ssr/pages/home.rs)
- [x] 已有主页面壳 SSR，`/documents/:id` 输出 Rust Web document shell、Page Aggregate marker 与 `leptos_tiptap_island` marker
  - [web_shell.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/web_shell.rs)
  - [document.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/ssr/pages/document.rs)
- [x] Rust Web 已承接 tree commands、tree events、page aggregate、document save/title/options 等当前 3000 主链关键接缝
- [x] 已用 task114/task115/task118/task119/task120/task121/task122 建立页面壳级和树 / 编辑器 runtime smoke 验证

### 6.2 仍未完成

- [ ] 主 API 还没有大面积全量从 Next route / legacy compat 迁出
- [ ] 当前 `compat_next_base_path` 仍说明它还带有兼容层属性，不是唯一承载层
- [ ] Next App Router / React islands 仍作为 legacy compat 与部分 bundle source 保留
- [ ] 复杂 runtime、OnlyOffice、历史 debug 链与旧前端代码还未完全清理

### 6.3 v2 后续任务

- [x] 把 `mnote-web` 从 skeleton 提升为真实服务入口
- [x] 把 sidebar kernel route 上的 fixture fallback 收到测试/开发边界，并承接真实页面壳与真实查询主链
- [x] 明确 Next -> Rust Web 的流量切换边界：`3000` 归 `mnote-web`，Next 降为 legacy compat / island source
- [x] 增加页面壳级集成验证，而不只是 `cargo check`
- [ ] 继续迁移剩余主 API，收缩 `compat_next_base_path` 与 legacy upstream 依赖

---

## 7. Phase 2：文档阅读页 server-first 化

**当前状态：`PARTIAL`，但已经是最实的进展之一**

### 7.1 已落地事实

- [x] 文档页已在服务端预取 `meta + content`
  - [page.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/app/(app)/documents/[id]/page.tsx)
- [x] `DocumentShell` 已去掉 mounted gating
  - [document-shell.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/document-shell.tsx)
- [x] `DocumentReadView` 已作为阅读态渲染器落地
  - [document-read-view.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/document-read-view.tsx)
- [x] `DocumentContent` 已有 `isEditing` / `keepEditorMounted`
  - [document-content.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/document-content.tsx)
- [x] `BlockNoteEditor` 已不是默认唯一入口

### 7.2 当前还没完成

- [ ] 服务端读链失败时仍回退旧链
- [ ] 阅读态与编辑态虽已分开，但大量页面状态仍集中在 `DocumentContent`
- [ ] 评论、历史、回链、AI、页面选项虽然不是首屏阻塞，但仍在同一组件层集中管理
- [ ] 阅读页还不是一个真正极薄的 server-first 页面壳

### 7.3 v2 完成判定

- [x] “先阅读、后编辑”的主行为已经出现
- [ ] “阅读页已经彻底轻壳化”还不能成立

---

## 8. Phase 3：Sidebar / 页面树 / 文件树 Rust 化与 island 化

**当前状态：`PARTIAL`；3000 主文档壳 no-refresh 主链已闭环，Sidebar 瘦身仍未完成**

### 8.1 已落地事实

- [x] Sidebar 数据 query 契约此前已经有 Rust 化前进
- [x] 布局服务端会先加载 `sidebarInitialData`
  - [layout.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/app/(app)/layout.tsx)
- [x] `sidebar-data.ts` 已生成 `kernel_sidebar_projection` 与 `kernelSidebarTree`
  - [sidebar-data.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/sidebar-data.ts)
- [x] 主 Sidebar 已以 `sidebarData.kernelSidebarTree` 作为初始树与同步来源
  - [sidebar.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/sidebar/sidebar.tsx)
- [x] 已补统一 `page_tree` projection protocol，并让 `PrivateTree` / 文件树 / move-embed picker 共用
  - [tree-projection.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/tree-projection.ts)
- [x] Rust Web 3000 workspace shell 已接入真实页面树 / 文件树 tab host、真实 row、UI 新建页面和 active page 链路
  - [workspace_shell.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/workspace_shell.rs)
  - [layout.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/ssr/pages/layout.rs)
- [x] Rust Web 3000 主文档壳已监听 `tree:local-command` 与同页 mindmap asset 写入，页面 create/delete 与页面内 mindmap create 均可在 Page Tree / File Tree 无刷新回显
  - [layout.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/ssr/pages/layout.rs)
  - [task426-mnote-web-main-no-reload-smoke.js](/mnt/Data1T/mnote/scripts/task426-mnote-web-main-no-reload-smoke.js)

### 8.2 当前真实问题

- [ ] `Sidebar` 仍然是超大客户端组件
  - [sidebar.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/sidebar/sidebar.tsx)
- [x] 页面树 / 文件树在 3000 主文档壳下的 create/delete 与页面内 mindmap create 无刷新链路已验证；后续不能再用 3001/Next 或 `/tree` debug route 替代主链验收
- [x] `buildDocumentTree(...)` 仅剩兼容 helper 与旧单测，不再位于树域主路径
- [ ] 主布局仍然默认常驻挂载 Sidebar
- [ ] 还不能叫“服务端输出 + 局部 island”，现在更像“服务端首包 + 超大客户端壳”

### 8.3 v2 后续任务

- [ ] 先拆 Sidebar 自身为 host / runtime 或分片 island
- [ ] 把树结构首包与交互态严格分层
- [x] 把主 Sidebar 之外的 page tree、file tree、embed/move picker 也统一切到 kernel projection
- [x] 把 3000 主文档壳内页面 create/delete 与页面内 mindmap create 的局部刷新协议显式化；后续新增资产类型时继续复用同一主入口验收口径
- [ ] 给 Sidebar 建立真正的切页重渲染基线

---

## 9. Phase 4：搜索系统 Rust 化与 island 化

**当前状态：`GREEN`**

### 9.1 已落地事实

- [x] `SearchPalette` 已收口为轻量 host
  - [search-palette.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/search/search-palette.tsx)
- [x] 搜索 runtime 已按需动态加载
  - [SearchPaletteHost.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/search/SearchPaletteHost.tsx)
  - [search-palette.runtime.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/search/search-palette.runtime.tsx)
- [x] 搜索结果契约已开始带 `nodeId` / `subtreeRootId` / `evidence`
  - [search-query-adapter.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/lib/search/search-query-adapter.ts)
  - [search.ts](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/types/search.ts)

### 9.2 当前还没完成

- [ ] 主布局仍然默认挂载搜索 host
- [ ] 搜索仍主要是纯前端 runtime
- [ ] 没有真正的 server-first 搜索页
- [ ] 没有看到搜索 UI 直接接入 Rust Web 页面壳
- [ ] 结果形状虽已开始 kernel-aware，但检索真相层仍不是 Rust Web / kernel 真正主链
- [ ] 不能宣称“搜索系统 Rust 化”已完成，只能说“搜索 UI 体量开始拆分，结果契约开始收口”

### 9.3 v2 后续任务

- [ ] 把搜索页与浮层分开
- [ ] 先建立服务端搜索结果页壳
- [ ] 让 host 只保留热键与打开逻辑
- [ ] 减少全局常驻 store 对搜索的依赖
- [ ] 把 `nodeId` / `subtreeRootId` / `evidence` 结果形状继续推进到更真实的 Rust/kernel 检索主链

---

## 10. Phase 5：AI 面板收口为 Hermes 页面内客户端 / mnote plugin bridge

**当前状态：`PARTIAL`**

> 2026-05-14 口径更新：
> - 本阶段原先把页面 AI 继续收口为 `mnote-cli host / client`，现在已被 `design/07-ai/done/7-3-page-ai-hermes-panel-and-mnote-plugin-v1.md` 覆盖。
> - 新长期方向是：页面 AI 面板使用 Leptos 实现 Hermes 页面内客户端；Hermes session/message/tool event/usage/model 是 AI 会话真相；mnote 只通过 Hermes skill/plugin 暴露页面、树、artifact、edge 等业务能力。
> - `mnote-cli` 只能作为 plugin 内部适配器或调试入口，不能再被写成页面 AI 唯一长期执行面。
> - `design/07-ai/done/7-4-page-ai-hermes-panel-execution-checklist-v1.md` 已把页面 AI 主链推进到 Hermes session/run/events，并完成 `mnote.page.get`、正文写入、标题/页面设置、artifact、legacy guard、持久化审计和正式 `3000` smoke 矩阵；本节后续只跟踪 Rust Web 侧长期边界，不再保留旧 `/api/ai-agent/run` 待办作为当前状态。

### 10.1 已落地事实

- [x] 文档页 AI 已拆为 host + runtime
  - [DocumentAiAgentPanel.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/DocumentAiAgentPanel.tsx)
  - [DocumentAiAgentPanel.runtime.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/DocumentAiAgentPanel.runtime.tsx)
- [x] Mindmap / OnlyOffice 也有类似 runtime 拆分
- [x] `GlobalAiAgentHost` 已不在 `(app)/layout.tsx` 主布局中挂载
- [x] 页面 AI 主链已改为 mnote-web Hermes client proxy：创建/恢复 Hermes session，发起 Hermes run，消费 events，并从 Hermes session detail 刷新恢复
  - [hermes_client.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/hermes_client.rs)
- [x] mnote 业务能力已通过 mnote Hermes tool routes 暴露，写入回到 Rust runtime / Page Aggregate command family / kernel
  - [hermes_tools.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/hermes_tools.rs)
  - [hermes_tools](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/hermes_tools/mod.rs)
- [x] 旧 `/api/ai-agent/run` 在 mnote-web 中已退役为 `410 legacy_ai_agent_run_retired` guard，不再作为页面 AI 主入口
  - [compat.rs](/mnt/Data1T/mnote/rust/crates/mnote-web/src/routes/compat.rs)

### 10.2 当前还没完成

- [ ] legacy React 文档页 AI runtime 文件仍然偏重，但它不再代表 Rust Web 3000 页面 AI 主链。
- [ ] node / subtree / edge 工具面还需要继续从页面上下文扩展成更稳定的 kernel-first Hermes plugin contract。
- [ ] Mindmap / OnlyOffice / generic AI 面板的旧域调用点仍需分别按各自 domain 拆迁移，不纳入“页面 AI Hermes 面板”完成定义。

### 10.3 v2 后续任务

- [x] 移除页面 AI 对旧 `/api/ai-agent/run` 主路径的长期依赖，改走正式 Hermes client proxy
- [x] 把会话、message、tool event、usage、model 选择交给 Hermes session 存储
- [x] 把 mnote 页面、树、artifact、edge 第一批能力注册为 Hermes skill/plugin tools
- [ ] 把当前上下文注入进一步收口为 Hermes run context + 稳定 kernel node / subtree / edge tool bridge

---

## 11. Phase 6：Mindmap 独立对象化与独立页面化

**当前状态：`PARTIAL`**

### 11.1 已落地事实

- [x] Rust 侧已有 Mindmap 对象协议与操作
- [x] 独立页已先在服务端抓 initial projection，再交给客户端页面壳
- [x] 独立页已直接使用 `StandaloneMindmapView`
  - [page.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/app/mindmap/[docId]/[mindmapId]/page.tsx)
- [x] 旧 `editorStub` 依赖已经不在独立页入口上
- [x] `MindmapBlock.tsx` 中已有 `standalone` / `documentBridge` 边界
  - [MindmapBlock.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/blocks/MindmapBlock.tsx)
- [x] 文档内嵌导图已默认走 preview-first 入口

### 11.2 当前还没完成

- [ ] 独立导图页仍是客户端页面，不是独立对象页壳
- [ ] 仍然直接复用同一个重前端组件
- [ ] 文档内嵌导图虽然已经 preview-first，但进入编辑/沉浸态后仍复用同一套重组件
- [ ] Mindmap 还没有脱离“重交互前端壳优先”的事实
- [ ] 导图数据真相仍未通过 kernel subtree / command 形成稳定主链

### 11.3 v2 后续任务

- [ ] 把独立导图页壳和导图操作壳分离
- [ ] 让文档内嵌导图先变成轻预览/轻入口
- [ ] 继续把对象真相留在 Rust，而不是留在前端组件状态

---

## 12. Phase 7：文档编辑态与 BlockNote 孤岛化

**当前状态：`PARTIAL`**

### 12.1 已落地事实

- [x] `DocumentContent` 已存在阅读态/编辑态切换
- [x] `BlockNoteEditor` 已变成按需挂载
- [x] `keepEditorMounted` 说明已开始按进入编辑态再保留编辑器
  - [document-content.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/document-content.tsx)
- [x] 阅读态已直接消费 `pageSubtree`
  - [document-content.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/document-content.tsx)
  - [document-read-view.tsx](/mnt/Data1T/mnote/wolai-frontend/src/components/editor/document-read-view.tsx)

### 12.2 当前还没完成

- [ ] `DocumentContent` 仍然同时管理：
  - `DocumentAiAgentPanel`
  - `DocumentHistoryDrawer`
  - `DocumentCommentsDrawer`
  - `PageBacklinksPanel`
  - `PageOptionsSidebar`
- [ ] `pageSubtree` 当前仍在前端内容层生成和消费，不是更薄的 Rust/kernel 输出边界
- [ ] 搜索/AI/阅读态虽然开始共享 `node` / `subtree` / `outline` / `evidence` 口径，但还没有回到统一的 kernel projection / subtree 真相协议面
- [ ] 这说明外围能力虽然不再阻塞首屏，但仍未真正完全从编辑器宿主层拆开
- [ ] `BlockNote` 还不能算“完全孤岛化”，只能算“默认不再首屏强挂”

### 12.3 v2 后续任务

- [ ] 把外围 drawer/panel 再次拆层
- [ ] 让编辑宿主只负责编辑
- [ ] 让阅读宿主只负责阅读
- [ ] 把 `pageSubtree` 的生成与消费继续下沉到更稳定的 server/kernel 边界

---

## 13. Phase 8：旧前端壳下线与兼容清理

**当前状态：`PARTIAL`，主入口 owner cutover 已完成**

### 13.1 直接证据

- [x] `3000` 默认 owner 已是 `mnote-web` Rust gateway。
- [x] `/auth`、`/documents/:id`、`/api/tree/events`、`/search`、`/api/hermes/bridge`、`/mindmap/:docId/:mindmapId` 已具备 Rust Web owner / shell / transport contract。
- [x] `SKIP_NEXT_LEGACY=1` 可证明核心 shell 不依赖 Next legacy upstream。
- [x] Next App Router 已降为 legacy compat / React island bundle source，不再是主 Web 入口。

### 13.2 仍不能成立的说法

- [ ] “旧 Next/React 代码已经删除”
- [ ] “所有重交互 runtime 都已迁出 React island”
- [ ] “OnlyOffice、复杂编辑器与历史 debug 链都已完全退役”

### 13.3 v2 后续任务

- [ ] 继续清理 legacy compat route 与旧 Next 页面。
- [ ] 为仍保留的 React islands 建立更细的删除 / 替换清单。
- [ ] 保持 `3104` 只在显式 legacy/debug 场景可见，不恢复为公开入口。

---

## 14. 与 task-059 ~ task-069 的关系重定义

这组任务不应再被理解成：

- “长期 Phase 0 ~ 8 已全部完成”

更准确的理解应是：

- `task-059` ~ `task-061`
  - 主要完成了长期路线的**设计与口径定义**
- `task-062`
  - 完成了 `mnote-web` 的**最小骨架落地**
- `task-063`
  - 完成了文档阅读态分离的**核心第一步**
- `task-064`
  - 只证明 Sidebar 主树已出现 kernel projection 消费接缝，不代表 Sidebar 重构完成
- `task-065`
  - 只证明搜索运行时开始拆重，不代表搜索系统完成 server-first 重构
- `task-066`
  - 只证明 AI host/runtime 拆分，不代表最小协议壳已经完成
- `task-067`
  - 只证明独立导图页切走 editor stub 主入口，并补出 `standalone` / `documentBridge` 边界，不代表 Mindmap 独立对象页完成
- `task-068`
  - 只证明 BlockNote 默认首屏强挂已解除，不代表完整孤岛化完成
- `task-069`
  - 只能算“统一回写了阶段口径”，不能算“Phase 8 真完成”

---

## 15. v2 推荐执行顺序

如果从真实代码继续往前推进，建议顺序改成：

1. `Phase 1` 继续做实
   - 先让 `mnote-web` 承接一条真实页面壳或真实查询主链
2. `Phase 2` 收尾
   - 把文档阅读页进一步轻壳化
3. `Phase 3`
   - 先打 Sidebar 本体，而不是继续写“已完成”
4. `Phase 4` / `Phase 5`
   - 继续减 Search / AI runtime 重量
5. `Phase 6`
   - 让 Mindmap 真正从“重前端壳”中继续独立
6. `Phase 7`
   - 再拆 `DocumentContent` 外围面板
7. 最后才进入 `Phase 8`

---

## 16. 最终结论

当前未提交代码的真实含义是：

> **长期架构方向是对的，且已经开始进入真实代码；但 59-69 当前被标记为 `completed` 的口径明显偏乐观。**

更准确的结论应是：

- `Phase 0`：基本完成
- `Phase 1`：已开始，骨架已落
- `Phase 2`：已明显落地，但未完全收尾
- `Phase 3`：仍远未完成
- `Phase 4`：只完成轻量拆分
- `Phase 5`：只完成轻量拆分
- `Phase 6`：只完成独立页去耦第一步
- `Phase 7`：只完成阅读/编辑分离第一步
- `Phase 8`：主入口 owner cutover 已完成，旧链清理继续推进

因此，从当前实际代码出发，接下来最需要的不是继续宣布完成，而是：

> **把 v1 的“愿景式 checklist”，改成 v2 的“基于真实代码状态的 checklist”，并据此重排后续 harness 任务状态。**
