# 5-36 Tiptap real shell cold-load follow-up v1

> 创建时间：2026-06-06
>
> 状态：`reference`
>
> Owner：05-editor-mainline / leptos-tiptap island / mnote-web document shell
>
> 来源：`design/05-editor-mainline/done/5-13-tiptap-runtime-cold-load-mindmap-split-checklist-v1.md`
>
> 2026-06-06 复核结论：当前 checkout 未复现 18 秒冷加载。临时真实浏览器复测打开 `design/07-ai/done/7-45-chatonly-api-provider-runtime-v1.md`，结果为 `domContentLoadedMs=102`、`editorVisibleMs=271`、`tableVisibleMs=274`、`mindmapRuntimeRequested=false`、1 个约 97ms longtask；截图和结果见 `tmp/tmp-7-45-current-cold-open-check/`。因此本文件不再作为 active process，只保留为性能问题复现时的参考 checklist。

## 1. 背景

`5-13` 已确认普通 paragraph runtime 不再捆绑 mindmap/simple-mind-map 重包：`tiptap_paragraph.js` 从约 1,025,978 bytes 降到约 7,619 bytes，普通 7-45 页面不再请求 `tiptap_mindmap_paragraph_runtime.js`。

历史记录中，真实文档壳打开 `design/07-ai/done/7-45-chatonly-api-provider-runtime-v1.md` 曾观测到 `editorVisibleMs/tableVisibleMs≈18.55s`；同源空页面单独 `import + init + mount` 同一份 Tiptap document 约 166ms。2026-06-06 当前 checkout 复核未复现该问题，表格约 274ms 可见。因此本文件只作为“若再次复现 18 秒冷加载时如何取证”的参考，不应直接派发实现任务。

## 2. 目标

- 建立可重复的冷浏览器性能 smoke，记录 editor visible、table visible、runtime asset waterfall 和主线程长任务。
- 区分 Tiptap document render、wasm-bindgen snippets import、document shell bootstrap、sidebar/page settings/Page AI 初始化之间的耗时。
- 给普通 Markdown 文档首屏设定可执行预算，先以 `tableVisibleMs < 3s` 作为 P0 目标。
- 保持 `5-13` 的 mindmap 懒加载成果，不重新把 mindmap runtime 放回普通 paragraph 主包。

## 3. 非目标

- 不改 FileTree view-state / lazy reveal；该问题已由 `4-25` 归档。
- 不在本轮实现完整 mindmap plugin host；正文内 mindmap 长期形态另拆 Resource/Object tab 或 plugin host checklist。
- 不通过新增轮询、定时刷新或隐藏首屏内容来掩盖加载问题。

## 4. 复现时 Checklist

### Phase A：RED smoke 与证据

- [ ] 新增或复用冷浏览器 smoke，固定打开 7-45 或等价大 Markdown 文档。
- [ ] 记录 `domContentLoadedMs`、`editorVisibleMs`、`tableVisibleMs`、wasm snippets 请求开始/结束、Tiptap island mount 开始/结束。
- [ ] 截取 Performance trace 或至少记录 `PerformanceObserver longtask` 摘要。
- [ ] 断言普通 Markdown 页面不请求 `tiptap_mindmap_paragraph_runtime.js`。

验收：

- [ ] smoke 在当前基线下能稳定复现 `tableVisibleMs` 远高于同源空页面 import。
- [ ] 结果 JSON 写入 `tmp/`，包含网络、longtask 和 runtime 阶段字段。

### Phase B：根因切分

- [ ] 对比真实 document shell 与同源空页面 import 的 module graph。
- [ ] 关掉非必要首屏 surface 的实验开关做只读对照：Page AI drawer、page settings、resource tab prewarm、sidebar secondary pane。
- [ ] 检查是否存在 modulepreload 缺失、重复 import、deferred script 排队或 wasm-bindgen init 被其他任务阻塞。
- [ ] 确认 `document-editor-adapter-runtime.js` 中 runtime prewarm 的 `setTimeout` 不影响首屏关键路径。

验收：

- [ ] 给出一个可被代码改动验证的根因假设，例如具体 runtime asset、init 阶段或主线程长任务来源。

### Phase C：小范围修复

- [ ] 只修改根因对应模块，不做编辑器大重构。
- [ ] 如果需要预加载，只用明确 asset hint 或模块加载顺序调整，不新增周期任务。
- [ ] 如果需要推迟非关键 surface 初始化，必须保持功能入口可用并补 smoke。

验收：

- [ ] 冷浏览器 smoke 达到 `tableVisibleMs < 3s`，或至少给出明确的剩余瓶颈和下一轮预算。
- [ ] `5-13` 的 mindmap 懒加载断言继续通过。

## 5. 重新激活条件

- 用户或 smoke 再次稳定复现 `tableVisibleMs > 3s`。
- 复现结果包含真实浏览器 result JSON、截图、runtime asset waterfall 和 longtask 摘要。
- 确认不是冷编译、服务刚启动、临时网络/磁盘抖动或非当前 checkout 造成。
